# 🔄 COMPLIANCE TASKS - desk-moloni

**Geradas por**: /avaliar - 2025-09-12 22:08
**Score Atual**: 88/100
**Objetivo**: 100/100 (Certificação Descomplicar® Gold)

## 🚨 TASKS CRÍTICAS (Prioridade MÁXIMA)

### T017: PHP 8.4 Migration Critical Security Fix
- **Estimate**: 21 dias (seguindo PHP_MIGRATION_PLAN.md)
- **Priority**: 🔴 CRÍTICO
- **Description**: Executar migração PHP 8.0→8.4 usando estratégia preparada
- **Acceptance**: 
  - PHP 8.4 funcionando em produção
  - Todos os testes passando
  - Documentação de migração completa
  - Zero vulnerabilidades críticas
- **Files to Update**: 
  - desk_moloni.php:34 (version check)
  - composer.json:7 (PHP requirement ^8.4)
  - phpunit.xml:3 (schema update)
  - modules/desk_moloni/config/config.php:21,42

### T018: Version Check Synchronization
- **Estimate**: 30min
- **Priority**: 🟡 ALTO
- **Description**: Alinhar todos os version checks para PHP 8.4+
- **Acceptance**: Todos os ficheiros com checks consistentes

## 🔧 TASKS DE QUALIDADE 

### T019: Test Coverage Enhancement 
- **Estimate**: 4h
- **Priority**: 🟡 ALTO
- **Description**: Expandir test coverage de 6 para 25+ ficheiros (target 80%)
- **Acceptance**: Coverage >80%, testes para componentes críticos

### T020: PHPUnit Schema Update
- **Estimate**: 30min  
- **Priority**: 🟡 ALTO
- **Description**: Atualizar phpunit.xml para schema 12.3
- **Acceptance**: PHPUnit 12.x funcionando, todos os testes passando

## 🚀 TASKS DE FUNCIONALIDADES

### T021: Phase 2 Web Interface Kickoff
- **Estimate**: 1h planning
- **Priority**: 🟢 NORMAL
- **Description**: Preparar início desenvolvimento interface web
- **Dependencies**: T017 (PHP migration)
- **Acceptance**: Tasks T001-T016 priorizadas e agendadas

## ✨ TASKS DE PERFEIÇÃO

### T022: Documentation Polish
- **Estimate**: 1h
- **Priority**: 🟢 NORMAL  
- **Description**: Revisar e polir documentação existente
- **Acceptance**: Zero inconsistências na documentação

### T023: Performance Micro-Optimizations
- **Estimate**: 2h
- **Priority**: 🟢 BAIXO
- **Description**: Otimizações finais de performance
- **Acceptance**: Benchmarks melhorados em 5%+

## 🎯 STRATEGY & EXECUTION PLAN

### Phase 1: Critical Security (T017-T018)
1. **Week 1-3**: PHP 8.4 Migration
2. **Immediate**: Version checks alignment
3. **Validation**: Security audit completo

### Phase 2: Quality Enhancement (T019-T020)  
1. **Week 4**: Test coverage expansion
2. **Week 4**: PHPUnit upgrade
3. **Validation**: Coverage >80%

### Phase 3: Feature Development (T021)
1. **Week 5+**: Web interface development
2. **Ongoing**: Tasks T001-T016 execution

### Phase 4: Final Polish (T022-T023)
1. **Final Week**: Documentation review
2. **Final Week**: Performance optimization
3. **Validation**: Score 100/100

## 📋 SUCCESS METRICS

- **Phase 1 Complete**: Score 92-95/100
- **Phase 2 Complete**: Score 96-98/100  
- **Phase 3 Complete**: Score 99/100
- **Phase 4 Complete**: Score 100/100 🏆

## 🎛️ MASTER ORCHESTRATOR READY

**Status**: ✅ Pronto para orquestração
**Agent Mapping**: Tasks mapeadas para agentes especializados
**Execution Mode**: Parallel quando possível
**Monitoring**: Real-time progress tracking

---

**🎯 OBJETIVO FINAL**: Certificação Descomplicar® Gold (100/100)
**⏰ TIMELINE**: 4-5 semanas para perfeição total
**🚀 COMANDO**: Execute `master-orchestrator.md` para iniciar